请总结以下会议记录：

会议主题：项目进度汇报

出席人员：项目经理A、团队成员B、C、D，共4人
会议时间：2023年10月10日 10:00 - 11:30

会议内容：
1. 项目经理A首先汇报了项目的总体进度，目前项目完成了60%，比预期进度延迟了10%。
2. 团队成员B汇报了自己的任务进度，已完成80%，比预期提前了5%。
3. 团队成员C汇报了自己的任务进度，已完成50%，比预期延迟了15%。
4. 团队成员D汇报了自己的任务进度，已完成70%，比预期提前了10%。
5. 项目经理A指出项目整体进度落后于预期，并提出了调整工作计划和资源分配的建议。
6. 全体成员讨论了项目延误的原因，主要集中在成员C的任务进度上。
7. 决定对成员C的任务进行重新分配，以加快进度。
8. 会议结束前，项目经理A要求每位成员提交下周的工作计划，以便监督进度。

总结形式以客观、简明为主，控制在一句话内。
user
项目团队在2023年10月10日的会议中汇报了各自的任务进度，发现整体项目进度落后预期，特别是在成员C的任务上，决定重新分配资源并要求提交下周工作计划以追赶进度。
assistant